---
phase: 02-admin-rest
plan: 02
subsystem: verification + cross-project docs
tags: [verification, e2e-test, django-test-client, drf-yasg, swagger, cross-project-link, modification-log]
requirements_completed:
  - CRED-03
  - CRED-04
dependency_graph:
  requires:
    - phase: 02-admin-rest / Plan 01（serializer + view + URL + Swagger 全部就位）
      provides: CredentialSlotSerializer / CredentialSlotAdminView / 路由 admin_credential_slot
  provides:
    - 02-VERIFICATION.md：8 条 success criteria 验收证据归档
    - qy_lty/docs/修改记录.md Phase 2 条目（含跨项目联动 → qy-lty-admin）
    - qy-lty-admin/docs/修改记录.md Phase 2 互引条目（含服务端联动 → qy_lty）
  affects:
    - Phase 3（CRED-05 客户端 GET 明文 / CRED-06 阿里云日志脱敏）：以 Phase 2 收尾后的 DB 探针态 + 已上线接口为起点
    - 后续 qy-lty-admin CRED-FE-01 phase：以本互引条目锁定的接口契约为消费方依据
tech_stack:
  added: []
  patterns:
    - "端到端验收走 Django test client（in-process），不启 daphne，避免端口占用 / 脏环境"
    - "drf-yasg schema 验收：通过 /swagger.json/ 拿 OpenAPI；本仓库 StandardResponseMiddleware 会把 schema 包进 data 字段，验证脚本需 unwrap"
    - "跨项目修改记录互引：两端各写一条，跨项目联动 / 服务端联动字段相互引用对方文件路径（CLAUDE.md 强制规则首次落地）"
    - "验收用临时 token 不入仓库（仅记长度 + PASS 判定，Redis 30 天 TTL 攻击面控制）"
key_files:
  created:
    - qy_lty/.planning/phases/02-admin-rest/02-VERIFICATION.md
  modified:
    - qy_lty/docs/修改记录.md
    - qy-lty-admin/docs/修改记录.md
decisions:
  - "[Plan 02-02] 端到端验收走 Django test client（in-process），不启 daphne：内存调用更快、可重复、零端口占用；本仓库鉴权 / 标准壳层 middleware 都是 Django MIDDLEWARE 而非 ASGI 层，test client 路径与生产路径功能等价"
  - "[Plan 02-02] Swagger 验收走 /swagger.json/（带 trailing slash，url 模式 swagger<format>/）：本仓库 StandardResponseMiddleware 也会包 OpenAPI schema 进 {success, code, message, data}，验证脚本需 unwrap data；basePath=/api 所以 paths key 是 /v1/admin/credential-slot/（去掉 /api 前缀）"
  - "[Plan 02-02] 测试 token 明文不入仓库：02-VERIFICATION.md 仅记录 token 长度（length=36）+ PASS 判定，不黏贴 UUID 字串；脚本结束自动 cache.delete 释放 Redis admin_token / token key"
  - "[Plan 02-02] 验收脚本 _phase2_verify.py / _phase2_swagger_verify.py 验完即删：是一次性证据生成器，证据落地 02-VERIFICATION.md 后无需保留；如需复跑参考 SUMMARY 中的脚本片段"
  - "[Plan 02-02] DB 探针态主动还原：app_id='probe_app' / access_token='probe_secret_xxxx' 是 Phase 1 留下的契约值；Phase 2 验收过程中临时写入 phase2_app / sk-phase2_verify_secret_ABCD1234 / after_delete 等值，验完必须还原以免污染 Phase 3 起点"
  - "[Plan 02-02] qy-lty-admin 改动通过父级 Lila-Server/.git 仓库提交：qy-lty-admin/ 没有自己的 .git；条目相对路径 ../../qy_lty/docs/修改记录.md（位于 qy-lty-admin/docs/，跳上级 qy-lty-admin/ 再跳上级 Lila-Server/，然后进 qy_lty/docs/）"
metrics:
  duration_seconds: 720
  tasks_completed: 2
  files_modified: 3
  files_created: 1
  commits:
    - 3cfd481 test(02-02): 端到端验收 8 条 success criteria 全 PASS（qy_lty 仓库）
    - 46d72b8 docs(02-02): 两端修改记录互引 Phase 2 接口契约（父 Lila-Server 仓库；qy_lty + qy-lty-admin 同时入库）
  completed_date: 2026-05-07
---

# Phase 2 Plan 02-02：端到端验收 + 两端修改记录互引 Summary

Phase 2 收尾：把 Plan 02-01 落地的 GET/PUT 接口端到端验完（8 条 success criteria 全 PASS），并在 qy_lty + qy-lty-admin 两端 docs/修改记录.md 各写一条 Phase 2 互引条目，闭合 Milestone v1.0 首次跨项目接口契约的双向锚点。

## 一句话概述

Django test client 程序化跑 6 大验收点（28 项独立断言全 PASS）+ /swagger.json/ schema 验证暴露完整 + 两端修改记录互引闭环，Phase 2 整体 Complete，可进 Phase 3。

## Performance

- **Duration:** ~12 min
- **Started:** 2026-05-07T14:55:54Z（接到 02-02 prompt 时）
- **Completed:** 2026-05-07T15:07:54Z（SUMMARY 落地时）
- **Tasks:** 2
- **Files Created:** 1（02-VERIFICATION.md）
- **Files Modified:** 2（qy_lty + qy-lty-admin 各一份 docs/修改记录.md）
- **Commits:** 2 个 task 原子 commit（不计本 SUMMARY 落地的 metadata commit）

## Accomplishments

- **8/8 success criteria 全 PASS**：6 条 Django test client 验收（GET 脱敏 / PUT 全字段覆写 + 响应脱敏 / PUT 空记录 get_or_create / 401 无 token / 403 user token GET / 403 user token PUT）+ 1 条 Swagger schema 验收 + 1 条修改记录互引验收
- **DB 探针态主动还原**：Phase 1 留下的 probe_app / probe_secret_xxxx 在验收过程中被写穿（phase2_app / sk-phase2_verify_secret_ABCD1234 / after_delete 等），脚本结束主动 `slot.save()` 还原，给 Phase 3 留下稳定起点
- **跨项目互引闭环**：CLAUDE.md「跨项目联动两端各写一条互相引用」规则首次落地（Phase 2 是 Milestone v1.0 首次跨项目接口契约暴露）；两端 grep 双向命中
- **临时验收脚本不入仓库**：`_phase2_verify.py` / `_phase2_swagger_verify.py` 验完即删；token 明文不入 02-VERIFICATION.md（Redis 30 天 TTL 攻击面控制）

## Task Commits

每个 task 原子提交：

1. **Task 1：端到端 8 条 success criteria 验收** — `3cfd481` (test) — qy_lty 仓库 dev 分支
2. **Task 2：两端修改记录互引 Phase 2 条目** — `46d72b8` (docs) — 父 Lila-Server 仓库 dev 分支（qy_lty + qy-lty-admin 同时入库）

## Files Created / Modified

| 文件 | 类型 | 描述 | 所属仓库 |
|------|------|------|---------|
| `qy_lty/.planning/phases/02-admin-rest/02-VERIFICATION.md` | 新增 | 8 条 success criteria 验收摘要 + ROADMAP SC 映射 + 28 项独立断言 PASS 日志 + Swagger schema 验收输出 + DB 终态记录 | qy_lty |
| `qy_lty/docs/修改记录.md` | 修改（顶部新增条目） | Phase 2 服务端条目（5 字段 + 跨项目联动字段引用 qy-lty-admin） | qy_lty（父 Lila-Server 提交） |
| `qy-lty-admin/docs/修改记录.md` | 修改（顶部新增条目） | Phase 2 前端互引条目（5 字段 + 服务端联动字段引用 qy_lty） | qy-lty-admin（父 Lila-Server 提交） |

## DB 终态

Phase 2 收尾后 `aiapp_credentialslot` 表唯一一条记录（pk=1）的字段值：

| 字段           | 值                                                  |
| -------------- | --------------------------------------------------- |
| pk             | 1（单例）                                           |
| app_id         | `probe_app`                                         |
| access_token   | `probe_secret_xxxx`（明文）/ `*************xxxx`（脱敏返回） |
| updated_at     | 2026-05-07（验收脚本最后一次 `slot.save()` 触发）   |

**Phase 1 探针契约保持有效**，Phase 3 / 后续测试脚本可直接基于此继续。

## 8 条 Success Criteria 验收结果

| #   | 验收点                                                  | 方法                                          | 结果      |
| --- | ------------------------------------------------------- | --------------------------------------------- | --------- |
| 1   | GET 携 admin token 返回脱敏壳层                         | Django test client                            | ✓ PASS    |
| 2   | PUT 携 admin token 全字段覆写 + 响应脱敏                | Django test client                            | ✓ PASS    |
| 3   | PUT 在空记录场景自动 `get_or_create`                    | Django test client（手动 delete + PUT）       | ✓ PASS    |
| 4   | 无 `Authorization` 头 → 401 + 标准壳层                  | Django test client                            | ✓ PASS    |
| 5   | 携普通 user token GET → 403 + `message` 含 "管理员"      | Django test client                            | ✓ PASS    |
| 6   | PUT 携 user token → 403（PUT 也走 `_ensure_admin`）     | Django test client                            | ✓ PASS    |
| 7   | `/swagger.json/` 含路径 + GET/PUT + 脱敏 description    | Django test client（命中 drf-yasg schema）    | ✓ PASS    |
| 8   | 修改记录两端互引（qy_lty + qy-lty-admin 各一条）        | grep 双向命中                                 | ✓ PASS    |

完整 28 项独立断言日志见 [02-VERIFICATION.md](./02-VERIFICATION.md)。

## ROADMAP Phase 2 Success Criteria 映射

| ROADMAP SC | 内容                            | 对应验收点          |
| ---------- | ------------------------------- | ------------------- |
| SC#1       | GET 脱敏（admin token）         | #1                  |
| SC#2       | PUT 全字段覆写 + `get_or_create`| #2 + #3             |
| SC#3       | 鉴权拒绝矩阵（无 token / user token） | #4 + #5 + #6  |
| SC#4       | Swagger / ReDoc schema 一致     | #7                  |

ROADMAP Phase 2 4 条 SC 全部覆盖。

## Decisions Made

见 frontmatter `decisions:` 段；关键决策汇总：

1. 走 Django test client 而非 daphne / runserver — in-process 调用、零端口占用、可重复
2. /swagger.json/ schema 在 StandardResponseMiddleware 的 `data` 字段内 — basePath=/api，paths key 去掉 /api 前缀
3. 测试 token 不入仓库 — 仅记长度 + PASS 判定
4. 临时验收脚本验完即删 — 一次性证据生成器
5. DB 探针态主动还原 — Phase 1 留下的契约不能被破坏
6. qy-lty-admin 改动走父级 Lila-Server/.git — 子目录无独立 .git

## Deviations from Plan

### 偏差 1：/swagger.json URL 形态调整（Rule 1 等价 — 现实修正）

- **Found during:** Task 1 Step 3
- **Plan 假设:** `curl http://localhost:8000/swagger.json` 直返 OpenAPI JSON
- **实际仓库状态:** 两点偏差：
  1. urls.py 中 schema-json 路径模式是 `swagger<format>/`（trailing slash），所以正确路径是 `/swagger.json/`（带尾斜线）；不带尾斜线 → 301 redirect → follow 后变成 swagger UI 页面（HTML）
  2. 本仓库 `StandardResponseMiddleware` 也会把 drf-yasg 返回的 OpenAPI JSON 包进 `{success, code, message, data}` 壳层，真正的 OpenAPI schema 在 `data` 字段内（basePath=/api，所以 paths key 是去掉 /api 前缀的 `/v1/admin/credential-slot/`）
- **Adjustment:** 验证脚本（1）改用 `/swagger.json/` 带尾斜线（2）unwrap `body['data']` 取真正 schema（3）匹配 `/v1/admin/credential-slot/` 而非 `/api/v1/admin/credential-slot/`
- **Reason:** Plan 假设的 URL 形态没考虑本仓库 StandardResponseMiddleware 对 drf-yasg JSON 也会包壳；这是仓库自有的 middleware 行为，不是 plan 错；验证脚本即时调整即可
- **Files modified:** 无（仅一次性验收脚本，已删）
- **Commit:** 包含在 `3cfd481` 的 02-VERIFICATION.md "Step 4 关键发现" 段中说明

### 偏差 2：Plan 的 verify auto 命令在裸 python 下需要手动 setup（Rule 3 等价）

- **Found during:** Task 1 Step 2 / Step 3
- **Issue:** Plan 写的验收脚本片段（直接 `from django.test import Client` 这种 top-level import）在裸 `python -c` 中会触发 `ImproperlyConfigured`；需要 `os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE', 'qy_lty.settings'); django.setup()`
- **Adjustment:** 临时验收脚本顶部加 `os.environ.setdefault + django.setup()` 头部 boilerplate；功能等价
- **Reason:** Plan 假设了 `python manage.py shell <<'EOF'` 这种隐式 setup 环境；裸 python 调用需显式 setup（Plan 02-01 偏差 2 同款问题，已知）
- **Files modified:** 无（仅一次性脚本，已删）

### 其余偏差

无。Plan 两个 task 的核心目标、acceptance criteria、修改记录条目模板（含跨项目联动字段）全部按 Plan 1:1 落地。

**Total deviations:** 2 处现实修正（均不涉及代码改动，仅一次性验收脚本调整）
**Impact on plan:** 零功能影响 — 验收点 #7 + 全部断言 PASS；无 Plan 漂移、无 scope creep

## Issues Encountered

无。

## Next Phase Readiness

**Phase 2 整体 Complete**：

- ROADMAP Phase 2 4 条 SC 全部 ✓
- CRED-03 + CRED-04 已 done（REQUIREMENTS.md 待 STATE 更新阶段标记）
- 02-VERIFICATION.md 是 Phase 2 收尾时的证据来源
- DB 探针态稳定（probe_app / probe_secret_xxxx）

**进 Phase 3 的准备**：

- Phase 3 目标：CRED-05（客户端 GET `/api/credential-slot/`，user token 鉴权，**明文**返回）+ CRED-06（阿里云日志 formatter 用 `mask_token` 过滤 access_token）
- 依赖：本 phase 已落地的 `CredentialSlot.get_solo()` / `mask_token` 工具 / `RedisTokenAuthentication` 鉴权
- 区别：客户端 GET 必须返回**明文**（手机端/设备端实际调用第三方需要），与 Phase 2 管理端 GET 脱敏正交；service 层数据流不同（直接走 `instance.access_token`，不走 `mask_token`）

## 与 02-01-SUMMARY 的关系

| Plan | 交付物 | 验收方式 |
|------|--------|---------|
| 02-01 | serializer + view + URL + swagger 装饰器 | 落地后单元级 import / reverse / Django check（Plan 内自验证据） |
| 02-02 | 端到端 8 条 SC + 互引 | E2E 验收（Django test client 跑真实 HTTP 路径）+ 跨项目互引 |

两个 plan 联合构成 Phase 2 完整交付证据：02-01 证明"代码就位"，02-02 证明"接口跑通 + 跨项目锚点闭环"。

## Threat Flags

无。本 plan 改动严格落在 02-02-PLAN 的 `<threat_model>` 4 条已声明威胁内（T-02P2-01 ~ T-02P2-04）：

- T-02P2-01（验收 token 误入 git）→ mitigated：02-VERIFICATION.md 仅记长度，临时脚本验完即删
- T-02P2-02（验收数据覆盖探针）→ accepted + mitigated：脚本主动还原 probe_app / probe_secret_xxxx
- T-02P2-03（误改 Phase 1 修改记录条目）→ mitigated：git diff 校验 Phase 1 两条 [2026-05-07] Phase 1 — ... 标题位置不变，仅顶部追加新条目
- T-02P2-04（互引文档泄露内部路径）→ accepted：与本仓库 README 同等暴露面

## Self-Check: PASSED

### Files

- FOUND: `.planning/phases/02-admin-rest/02-VERIFICATION.md`（本 plan 创建，Task 1 commit 3cfd481）
- FOUND: `qy_lty/docs/修改记录.md`（顶部 line 26 新增 `### [2026-05-07] Phase 2 — 管理端通用凭据槽位 REST 接口（GET 脱敏 / PUT 覆写）`，Task 2 commit 46d72b8）
- FOUND: `qy-lty-admin/docs/修改记录.md`（顶部 line 28 新增 `### [2026-05-07] Phase 2 — 锁定后端通用凭据槽位 REST 接口契约（消费方文档化）`，Task 2 commit 46d72b8）

### Commits

- FOUND: `3cfd481` test(02-02): 端到端验收 8 条 success criteria 全 PASS（qy_lty 仓库）
- FOUND: `46d72b8` docs(02-02): 两端修改记录互引 Phase 2 接口契约（父 Lila-Server 仓库）

### 互引闭环

- FOUND: `qy_lty/docs/修改记录.md` line 44 含 `qy-lty-admin/docs/修改记录.md`（指向前端互引）
- FOUND: `qy-lty-admin/docs/修改记录.md` line 47 含 `qy_lty/docs/修改记录.md`（指向后端互引）
- 双向 grep 命中 → 闭环

### Phase 1 条目位置不变

- VERIFIED: `git diff qy_lty/docs/修改记录.md` 仅显示新增条目（顶部追加 20 行），Phase 1 已有的两条 `[2026-05-07] Phase 1 — ...` 标题位置 unchanged

---

*Phase: 02-admin-rest / Plan: 02*
*Executed: 2026-05-07 by gsd-executor（顺序执行模式，无 worktree 隔离；qy-lty-admin 改动走父级 Lila-Server/.git 提交）*
