---
gsd_state_version: 1.0
milestone: v1.0
milestone_name: 通用凭据槽位
status: Milestone v1.0 完成 — CRED-01 至 CRED-06 全部交付（Phase 1+2+3 全部 Done）；下一周期 milestone 候选评估
stopped_at: Plan 03-02 完成（CRED-06 日志脱敏 filter 落地，9 truth × 32 断言全 PASS）；Milestone v1.0 已收尾
last_updated: "2026-05-08T02:33:19.667Z"
last_activity: 2026-05-08
progress:
  total_phases: 3
  completed_phases: 3
  total_plans: 6
  completed_plans: 6
  percent: 100
---

# Project State — QY LTY Backend

**最后更新**: 2026-05-08（Phase 3 Plan 03-02 完成：AccessTokenMaskFilter 落地，CRED-06 标记 Done；端到端 9 truth × 32 断言全 PASS；Milestone v1.0「通用凭据槽位」CRED-01~06 全部交付）

## 项目引用

参见：`.planning/PROJECT.md`（更新于 2026-05-07）

**核心价值**：设备端与手机端通过同一个 user_id 实时互通——`device_{user_id}` 分组语义必须始终成立。

**当前重点**：Milestone v1.0 通用凭据槽位（APP ID + Access Token）— **全部完成**。下一周期候选 milestone 评估见 `REQUIREMENTS.md` 候选优先级段。

## 当前位置

```
Phase: 3 of 3（客户端读取与日志脱敏）— Complete ✓
Plan: 2 of 02（CRED-06 阿里云日志脱敏）— Complete ✓
Status: Milestone v1.0 完结，等待下一周期 milestone 立项
Last activity: 2026-05-08
```

Progress: [██████████] 100%（已完成 plan：6/6 — Phase 1 全部 + Phase 2 全部 + Phase 3 全部）

## 性能指标

**速度：**

- 已完成 plan 数：6
- 平均耗时：~414 s（顺序执行模式）
- 总执行时间：2484 s（Plan 01-01: 184 s + Plan 01-02: ~600 s + Plan 02-01: 216 s + Plan 02-02: ~720 s + Plan 03-01: 270 s + Plan 03-02: 494 s）

**按 Phase：**

| Phase | Plans | Total  | Avg/Plan |
|-------|-------|--------|----------|
| 1     | 2/2   | 784 s  | 392 s    |
| 2     | 2/2   | 936 s  | 468 s    |
| 3     | 2/2   | 764 s  | 382 s    |

**最近趋势：**

- 最近 6 个 plan：01-01（184 s，3 task）/ 01-02（~600 s，4 task + checkpoint 验收）/ 02-01（216 s，3 task / 3 commit / 3 文件）/ 02-02（~720 s，2 task / 2 commit / 1 创建 + 2 修改文件 + 端到端 28 项断言）/ 03-01（270 s，3 task / 2 commit / 2 修改文件 + 1 临时验收脚本未入 git + 端到端 15 项断言）/ 03-02（494 s，4 task / 4 commit / 2 创建 + 2 修改文件 + 端到端 32 项断言 + 2 处 Rule 1 auto-fix bug）
- 趋势：03-02 略慢于 03-01（494 vs 270 s），原因是 plan 内置 2 处 bug（Pattern 4 兜底 regex 吃尾 + tuple args 形态破坏 %s 占位符）需要现场调试 + auto-fix；nett 端到端覆盖更广（32 vs 15 项断言）；Milestone v1.0 整体节奏稳定 200-720 s/plan

*每完成一个 plan 后更新*

## 累积上下文

### 决策

完整决策日志见 PROJECT.md「关键决策」表。
当前 milestone 相关决策：

- 凭据槽位以 `pk=1 + get_or_create` 模式落地单例语义（PROJECT.md「关键约束」段）
- 客户端 GET 接口必须返回**明文** Access Token（手机端/设备端实际调用第三方需要），仅管理端 GET 与日志做脱敏
- **[Plan 01-01]** `CredentialSlot` 单例 1:1 复刻 `userapp.models.AffinitySetting`（pk=1 + save 钩子重定向 + get_solo），不发明新模式
- **[Plan 01-01]** `CredentialSlot` 字段集合最小化：app_id(128) / access_token(512) / updated_at；不加 `created_at`（单例无创建语义）
- **[Plan 01-01]** Admin 与 Phase 3 日志共用同一 `mask_token` 工具（放 `common/utils.py`），不引入第三方加密 / 脱敏库
- **[Plan 01-01]** 探针数据契约：DB pk=1 留 `access_token='probe_secret_xxxx'`，Plan 01-02 Admin 列表脱敏 checkpoint 期望串 `*************xxxx`
- **[Plan 01-02]** CredentialSlotAdmin access_token 不进 readonly_fields（编辑态保持明文 input 供运营录入；脱敏靠 list_display 的 access_token_masked 计算字段）
- **[Plan 01-02]** has_add_permission 条件式（CredentialSlot.objects.exists() 取反），不写死 False；首次部署运营仍能录入第一条
- **[Plan 01-02]** has_delete_permission 永远 False，含 obj=None 的批量动作场景；防运营误删丢失单例
- **[Plan 01-02]** BotAdmin / ChatMessage 注册块的历史 class 名误用问题不修（不在 phase scope）
- **[Plan 01-02]** 修改记录两条条目都在 Task 3 一次性写入「跨项目联动: 无」字段（INFO #2 调整），不留 Task 4 二次写入
- **[Plan 01-02]** qy-lty-admin/docs/修改记录.md 不写互引条目；Phase 1 是纯服务端改动，CLAUDE.md 跨项目规则下纯单端不需要互引；Phase 2 暴露 REST 接口时再做前后端互引
- **[Plan 02-01]** CredentialSlotAdminView 1:1 复刻 RTCChatHistoryAPIView 自定义 APIView 风格（不走 RetrieveUpdateAPIView，仓库零先例）
- **[Plan 02-01]** permission_classes=[IsAuthenticated] + view 内 _ensure_admin 二次校验 is_staff（不发明 IsAdminTokenAuthenticated permission 类，沿用 AdminEmailLoginView/AdminLogoutView 模式）
- **[Plan 02-01]** 脱敏放 view 层 _build_response_data helper：GET 与 PUT 响应都强制走脱敏，避免 PUT 直接 return success_response(data=serializer.data) 明文回显（Pitfall 3）
- **[Plan 02-01]** drf-yasg request_body 用独立 CredentialSlotPutRequestSchema 类（与 AdminEmailLoginRequestSchema 模式一致），与实际写入校验的 CredentialSlotSerializer 解耦
- **[Plan 02-01]** 不写 docs/修改记录.md（用户在 prompt 显式声明）；由 Plan 02-02 Task 2 一次性补两端互引条目
- **[Plan 02-02]** 端到端验收走 Django test client（in-process），不启 daphne / runserver：内存调用更快、可重复、零端口占用；本仓库鉴权 + 标准壳层 middleware 都是 Django MIDDLEWARE 而非 ASGI 层，test client 路径与生产路径功能等价
- **[Plan 02-02]** Swagger 验收路径：`/swagger.json/`（带 trailing slash，url 模式 `swagger<format>/`）；本仓库 StandardResponseMiddleware 也会包 OpenAPI schema 进 `{success, code, message, data}`，验证脚本需 unwrap `data` 字段；basePath=/api 所以 paths key 是 `/v1/admin/credential-slot/`（去掉 /api 前缀）
- **[Plan 02-02]** 测试 token 明文不入仓库：02-VERIFICATION.md 仅记长度（length=36）+ PASS 判定；脚本结束自动 cache.delete 释放 Redis admin_token / token key
- **[Plan 02-02]** DB 探针态主动还原：脚本最后 slot.app_id='probe_app' / slot.access_token='probe_secret_xxxx' / slot.save() 还原，给 Phase 3 留下稳定起点
- **[Plan 02-02]** qy-lty-admin 改动通过父级 Lila-Server/.git 提交：qy-lty-admin/ 没有自己的 .git；commit 46d72b8 在父仓库同时入两端 docs/修改记录.md
- **[Plan 02-02]** 临时验收脚本验完即删：`_phase2_verify.py` / `_phase2_swagger_verify.py` 是一次性证据生成器，证据落地 02-VERIFICATION.md 后无需保留
- **[Plan 03-01]** CredentialSlotClientView 完全独立 APIView 类，不继承 admin view；不调 _ensure_admin / _build_response_data / mask_token，明文返回；与 admin view 形成对称命名 + 反向行为
- **[Plan 03-01]** 路由放顶层 qy_lty/urls.py:api_urlpatterns（参考 common/upload/ 风格），最终 URL = /api/credential-slot/，不挂任何 sub-include 命名空间
- **[Plan 03-01]** 客户端响应 schema 独立命名 _credential_slot_client_data_schema，access_token description 显式标注「明文」，与 admin 端 _credential_slot_data_schema 对照避免混用脱敏掩码语义
- **[Plan 03-01]** 不调用 logger.info / logger.debug 输出 access_token，未引入新泄露源；Plan 03-02 的 AccessTokenMaskFilter 是兜底防御
- **[Plan 03-01]** 验收脚本 `_phase3_01_verify.py` 不入 git，留在仓库根；Plan 03-02 Task 4 末尾统一删除 + 一并写两端 docs/修改记录.md 互引条目
- **[Plan 03-02]** AccessTokenMaskFilter 挂在 LOGGING.handlers（aliyun + console）而非 loggers 段：挂 logger 仅过滤直接通过该 logger 的 record，挂 handler 才统一覆盖所有 logger → handler 路径
- **[Plan 03-02]** dictConfig filter 注册用 `()` 工厂语法不用 `class`：dictConfig 标准对 filter 与 handler 语法不互通
- **[Plan 03-02]** 4 个 regex 不合并成 1 个大 regex：可读性 + group 数差异（JSON/Pyrepr 是 3 group / Query/Fallback 是 2 group），合并会让 _sub 变脆
- **[Plan 03-02]** filter 仅识别 access_token 字段名前缀锚点，不脱敏裸 token / Authorization / Bearer：那是另一类敏感数据，留 v2.x 候选优先级处理
- **[Plan 03-02]** Pattern 4 兜底 regex 终止符增加 `&` / `=` 排除：避免 Pattern 3 的输出 `access_token=********1234&u=1` 被 Pattern 4 把 `********1234&u=1` 整段二次 mask 把末 4 位 `1234` 吃成 `&u=1`（auto-fix Rule 1 Bug）
- **[Plan 03-02]** tuple args 形态走 `record.getMessage()` 预拼接后 `args=None` 再脱敏：避免 Formatter `%` 拼接时占位符被 mask 吃掉触发 TypeError（auto-fix Rule 1 Bug）
- **[Plan 03-02]** 不写 qy-lty-admin/docs/修改记录.md 互引：CONTEXT 锁定 + RESEARCH 实证；客户端给 Unity 用，qy-lty-admin 不消费 /api/credential-slot/

### Pending Todos

无（`.planning/todos/pending/` 暂无条目）

### Blockers/Concerns

无

## Deferred Items

从 brownfield 文档化阶段沉淀的候选优先级（详见 REQUIREMENTS.md → Active → 候选优先级），本期 v1.0 不消化：

| 类别 | 条目 | 状态 | 沉淀于 |
|------|------|------|--------|
| HIGH | ACH-02 成就解锁条件校验缺失 | 候选 | 2026-05-07 brownfield |
| HIGH | SMS 验证码无频率限制 | 候选 | 2026-05-07 brownfield |
| HIGH | 收紧 DEBUG / CORS_ALLOW_ALL_ORIGINS 默认值 | 候选 | 2026-05-07 brownfield |
| HIGH | 移除测试 MAC `AA:BB:CC:DD:EE:FF` 硬编码 | 候选 | 2026-05-07 brownfield |
| HIGH | 测试基础设施搭建（pytest 体系） | 候选 | 2026-05-07 brownfield |
| MEDIUM | 好感度 P2/P3/P4（Service / 接口 / 客户端集成） | 候选 | 2026-05-07 brownfield |
| MEDIUM | Python 3.8 → 3.11/3.12 升级 | 候选 | 2026-05-07 brownfield |
| MEDIUM | 拆分 device_interaction/views.py（1867 行） | 候选 | 2026-05-07 brownfield |

## 下一步

```
Milestone v1.0 已完结。下一步：评估下一周期 milestone 候选（见 REQUIREMENTS.md 候选优先级段）；运行 /gsd-complete-milestone 收口（如启用）
```

Phase 3 Plan 03-02 已完成（commits 891a5ea / 35eb110 / 7a9e511 / db4d5cf）：

- Task 1：`common/logging/__init__.py`（空 package marker）+ `common/logging/filters.py`（106 行 AccessTokenMaskFilter，4 正则 + tuple args 处理 + filter() 方法）（commit 891a5ea）
- Task 2：`qy_lty/settings.py:LOGGING` 注册 `filters` 段（dictConfig `()` 工厂语法）+ `handlers.aliyun` / `handlers.console` 各挂 `filters: ['access_token_mask']`，loggers 段 5 条 logger 完全未动（commit 35eb110）
- Task 3：端到端 9 条 truth × 32 项独立断言全 PASS — 覆盖 03-01 的 5 条 client view + filter 4 形态 + 不误伤 Authorization + admin/client roundtrip + 端到端 logger.info 真打印 console 脱敏 + DB 探针态还原（commit 7a9e511，03-VERIFICATION.md 落地）
- Task 4：`docs/修改记录.md` 顶部追加 [2026-05-08] Phase 3 条目（覆盖 5 处文件 + CRED-05/06 + 跨项目联动「无」明示）（commit db4d5cf）

CRED-06 已在 REQUIREMENTS.md 标记 Done；DB 探针态保持 `pk=1 / app_id='probe_app' / access_token='probe_secret_xxxx'`；临时验收脚本（5 个）全部删除。

**Milestone v1.0「通用凭据槽位（APP ID + Access Token）」CRED-01 至 CRED-06 全部交付完成**。下一周期候选：见上方「Deferred Items」段。

## 工作流配置

详见 `.planning/config.json`：

- 模式：**YOLO**（自动通过审批）
- 粒度：**Coarse**（3-5 phase / milestone）
- 并行化：**已启用**
- workflow agent：research / plan_check / verifier 全部启用
- 模型档位：**balanced**
- `.planning/` 提交到 git：**是**

`/gsd-settings` 可调整。

## 锚定路径重要说明

`.planning/` 必须保持在 `c:\Users\admin\Desktop\Lila-Server\qy_lty\` 这一层（**不是**父级 `Lila-Server\`）。父级 `.git` 容易让 GSD 误把 `Lila-Server` 当作 project_root；本目录的存在就是锚定信号。

## 项目规则提醒

CLAUDE.md 两条强制规则（任何 phase 都必须遵守）：

1. **沟通语言**：所有面向用户的回复使用中文
2. **修改记录**：每次代码 / 配置 / 迁移 / CI / Docker / 文档结构性改动**必须**追加到 `docs/修改记录.md` 顶部

`qy_lty` 与 `qy-lty-admin` 是独立项目，修改记录互不混合。

## Session Continuity

Last session: 2026-05-08T02:30:22Z
Stopped at: Plan 03-02 完成（CRED-06 日志脱敏 filter 落地，9 truth × 32 断言全 PASS）；Milestone v1.0 已收尾，等待下一周期 milestone 立项
Resume file: None

---

*由 /gsd-execute-phase 顺序执行器于 2026-05-08 更新（Plan 03-02 完成时点；Milestone v1.0 完结）*
